# 阶段六验证记录

日期：2026-07-06

## 验证范围

本次验证覆盖当前 V2 代码状态：

- 后端基础接口
- 用户端 H5 构建
- 管理后台构建
- Alembic 迁移 SQL 生成
- Docker Compose 配置
- RAG/模型 mock 服务级逻辑

## 已执行验证

| 验证项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端 `python -m compileall app` | 通过 | 后端 Python 文件可编译。 |
| FastAPI OpenAPI 导入 | 通过 | 当前接口路径数为 32。 |
| Alembic MySQL 静态 SQL 生成 | 通过 | 可生成初始迁移 SQL。 |
| 用户端 H5 `npm run build` | 通过 | Vue H5 构建成功。 |
| 管理后台 `npm run build` | 通过 | Element Plus 有体积提示，但构建成功。 |
| Docker Compose 配置检查 | 通过 | `docker compose config --quiet` 无报错。 |
| RAG 命中服务级验证 | 通过 | 命中问题返回带来源的 mock 回答。 |
| RAG 无命中服务级验证 | 通过 | 返回固定兜底文案。 |

## 未完整执行的验证

- 未执行真实飞书知识库检索，因为缺少飞书账号、权限和真实 API 返回结构确认。
- 未执行真实大模型调用，因为缺少生产模型配置和 API Key。
- 未执行完整 Docker 容器启动验收，因为此前 Docker Hub 基础镜像下载速度过慢，容易拖慢开发节奏。
- 未执行浏览器人工全流程点测截图，后续进入测试阶段需要补充。

## 当前验收结论

当前版本已经完成阶段一到阶段六的工程闭环：

1. 有需求、架构和开发决策记录。
2. 有后端基础工程、数据模型和核心接口。
3. 有用户端 H5 主链路。
4. 有 RAG/外部服务 provider 骨架。
5. 有管理后台第一版。
6. 有验证脚本、部署手册、发布检查清单和备份脚本。

当前版本适合进入“真实外部服务接入前的联调测试”。
